# Fechamento da rodada 015 - Mais Humana

Data da rodada: 2026-05-02.

## Ordem executada

- Teste de autenticacao do plugin Cloudflare foi tentado antes da leitura do roteador 015.
- Resultado do teste do plugin: recusado pelo MCP/usuario; tratado como esperado e nao usado como diagnostico operacional.
- Roteador executado depois do teste: `015-ROTEADOR-PERMANENTE-DE-ORDEM_DE_SERVICO.MD`.
- Procedimento de sincronizacao manual lido e aplicado ate os limites materiais da sessao.
- Deploy Cloudflare nao foi feito por plugin. A orientacao operacional continua sendo Wrangler; nesta rodada o roteador informou deploy manual pelo usuario, entao a validacao executada foi por evidencias e smoke live.

## Execucao tecnica

- Criado catalogo Python de aceitacao de rotas administrativas MCP-only.
- Gerados 910 casos de aceitacao: 520 prontos, 325 parciais e 65 bloqueados por dependencia externa ou decisao institucional.
- Materializados artefatos JSON, CSV e Markdown para o catalogo.
- Criado comando CLI `mcp-admin-route-acceptance`.
- Criado materializador central de ordens e dossie da rodada.
- Criado comando CLI `central-materialization`.
- Criados testes unitarios para catalogo e materializacao central.
- Producao util rastreavel em Python: 28.083 linhas.

## Validacoes

- `python -m compileall src tests tools`: aprovado.
- `python -m unittest discover -s tests`: 157 testes aprovados.
- Gate MCP live: parcial, com liveReady true e deployReady false por ausencia de evidencia Wrangler/deploy no executor.
- Politica de acesso MCP Gateway: aprovada, 12 checks, sem blockers.
- Higiene operacional: `node_modules` ausente; `.test-tmp` ainda bloqueado por ACL/WinError 5 em dois subdiretorios.

## Central e SQL semantico

- A central da plataforma 15 negou escrita em ordens, indices, reports, status e `controle-semantico.sqlite`.
- Relatorio completo de materializacao central gravado no projeto real:
  - `dados/central-materialization-report.json`
  - `ecossistema/CENTRAL-MATERIALIZATION-REPORT.md`
- Ordens planejadas no relatorio: 10 ordens ativas de entrada e 10 ordens de saida.
- SQL semantico central: tentativa executada, falhou com `unable to open database file`.

## Sincronizacao Git

- Projeto real `tudo-para-ia-mais-humana`
  - HEAD final observado: `51eb314e743eebe315bd9b5c313cd75eb3cf10ac`.
  - Commit local automatico final: `51eb314 auto-sync: tudo-para-ia-mais-humana 2026-05-02 03:14:46`.
  - `git fetch --all --prune`: bloqueado por `Permission denied` em `.git/FETCH_HEAD`.
  - `git add` e `git commit` manuais: bloqueados por `Permission denied` em `.git/index.lock`.
  - `git push origin main`: bloqueado por Schannel `SEC_E_NO_CREDENTIALS`.

- Nucleo central
  - HEAD observado: `10d94c0d1d0298f79f2491fc9c0a87d21bf8895e`.
  - Estado: ahead 12, behind 5, com muitas mudancas alheias fora da plataforma 15.
  - Commit escopado da plataforma 15: bloqueado por `Permission denied` em `.git/index.lock`.
  - Push: bloqueado por Schannel `SEC_E_NO_CREDENTIALS`.

- MCPs Internos
  - HEAD final observado: `74290f339100106718cbf6fd9425ef1e611c7de0`.
  - Auditoria de sincronizacao: bloqueio Git/ACL em `.git/FETCH_HEAD`.

## Pendencias reais

- Corrigir ACL/locks de `.git/FETCH_HEAD` e `.git/index.lock` nos repositorios envolvidos.
- Corrigir credencial Schannel/Gitea para permitir fetch e push.
- Remover `.test-tmp` com owner autorizado ou liberar ACL dos subdiretorios retidos.
- Publicar o catalogo de aceitacao admin routes no MCPs Gateway apos decisao/deploy do control-plane.
- Registrar evidencia Wrangler ou deployment manual final da Mais Humana.
- Decidir nome canonico institucional entre repo real sem sufixo e alias administrativo `-platform`.
- Resolver politica Docs `catalogOnly` versus `responseReady` como excecao global.

## Credenciais

Nenhum usuario, senha, token ou segredo operacional foi criado nesta rodada.
